---
name: fachanwalt-bau-architektenrecht-abnahme-mit-vorbehalt
title: Abnahme mit Vorbehalt
description: 'Abnahme des Bauwerks unter Vorbehalt von Maengeln erklären: Maengelvorbehalt, Sicherungsrechte. Normen: §§ 640 641 BGB, § 12 VOB/B. Prüfraster: Abnahmeprotokoll, Maengelruege, Vorbehalt-Wirkung, Gefahruebergang. Output: Abnahmeerklärung mit Maengelvorbehalt. Abgrenzung: nicht vollständige Abnahmeverweigerung.'
author: Klotzkette
author_url: https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/tree/main/fachanwalt-bau-architektenrecht/skills/fachanwalt-bau-architektenrecht-abnahme-mit-vorbehalt
license: Apache-2.0
version: 0.1.0
execution_mode: open
jurisdiction: de
practice: construction
language: de
---

# Abnahme mit Vorbehalt

## Mandantenfragen beim Kaltstart

1. Welche Abnahmeform liegt vor — förmlich (Begehungsprotokoll), konkludent (Ingebrauchnahme), fiktiv (§ 640 Abs. 2 BGB nach Fristablauf), VOB/B § 12?
2. Liegt eine Abnahmeerklärung schriftlich oder mündlich vor? Welche Mängel waren bei Abnahme erkennbar oder bekannt?
3. Bestehen Vertragsstrafenansprüche wegen Bauzeitüberschreitung (§ 339 BGB) — wurde Vorbehalt nach § 341 Abs. 3 BGB bei Abnahme erklärt?
4. Sollen einzelne Werkteile abgenommen werden (Teilabnahme § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB) oder Gesamtabnahme?
5. Welche Mängel werden im Abnahmeprotokoll dokumentiert, mit welchen Nachbesserungsfristen?
6. Besteht Streit über Abnahmefähigkeit — verweigert der Besteller Abnahme wegen behaupteter wesentlicher Mängel?
7. Wie hoch ist der Werklohn, der mit Abnahme fällig wird? Gibt es offene Abschlagsrechnungen?
8. Soll Einbehalt nach § 641 Abs. 3 BGB (doppelter Mängelbeseitigungsaufwand) ausgeübt werden?
- **Was will der Mandant wirklich erreichen?** (Nicht: was steht im Standardweg, sondern: welches Ergebnis ist fuer den Mandanten persoenlich/wirtschaftlich das beste? Manchmal ist der schnellere Vergleich besser als der formal "richtige" Weg.)

## Rechtsgrundlagen

| Norm | Inhalt |
|------|--------|
| § 640 Abs. 1 BGB | Abnahmepflicht — Besteller muss vertragsgemäß fertiggestelltes Werk abnehmen; Verweigerung wegen unwesentlicher Mängel unzulässig |
| § 640 Abs. 2 BGB | Fiktive Abnahme — Fristsetzung zur Abnahme; nach fruchtlosem Fristablauf Abnahmewirkung kraft Gesetzes |
| § 640 Abs. 3 BGB | Vorbehalt bei bekannten Mängeln — zwingend bei Kenntnis; sonst Verlust Mängelansprüche §§ 634 Nr. 1–3 BGB |
| § 641 Abs. 1 BGB | Fälligkeit Werklohn mit Abnahme |
| § 641 Abs. 3 BGB | Einbehalt — doppelter Mängelbeseitigungsaufwand bis zur Nacherfüllung |
| § 644 BGB | Gefahrübergang mit Abnahme — Zufallsschäden trägt danach Besteller |
| § 634a BGB | Verjährungsbeginn der Mängelansprüche mit Abnahme — 5 Jahre Bauwerk |
| § 341 Abs. 3 BGB | Vertragsstrafenvorbehalt — muss bei Annahme der Leistung (= Abnahme) erklärt werden |
| § 339 BGB | Vertragsstrafe — verwirkt bei Überschreitung Fertigstellungstermin |
| § 12 VOB/B | Förmliche Abnahme — gemeinsame Begehung, Niederschrift, Vorbehalte; fiktive Abnahme § 12 Nr. 5 VOB/B |
| § 13 Nr. 5 VOB/B | Verjährung Mängelansprüche nach VOB/B — 4 Jahre Bauwerk |

## Leitentscheidungen (verifiziert dejure.org)

| Gericht | Aktenzeichen | Datum | Kernaussage | Quelle |
|---------|-------------|-------|-------------|--------|
| BGH | VII ZR 49/15 | 25.02.2016 | Bautraegervertrag: Abnahme-Klausel in AGB, die einen vom Bautraeger bestimmten Sachverstaendigen ueber die Abnahme entscheiden laesst, ist nach §§ 307, 309 Nr. 8 BGB unwirksam (Erwerberschutz) | dejure.org/2016,3146 / NJW 2016, 1572 |
| BGH | VII ZR 25/13 | 30.04.2014 | Konkludente Abnahme: Ingebrauchnahme + Restzahlung + Ablauf angemessener Pruefzeit (regelmaessig 6 Monate) deuten auf Abnahme hin | dejure.org/2014,7990 |
| BGH | VII ZR 46/17 | 22.02.2018 | Aufgabe der fiktiven Schadensberechnung nach Mangelbeseitigungskosten | dejure.org/2018,2890 |

Weitere Entscheidungen vor Verwendung per dejure.org / BGH-Webseite verifizieren.

## Prüfschema — Abnahme und ihre Rechtswirkungen

**Vorab:** Der untenstehende Workflow ist die typische Standardlinie. Wenn die Mandantenlage abweicht (siehe "Strategische Optionen" oben), sind die Schritte entsprechend zu verkuerzen, umzustellen oder durch ein anderes Skill zu ersetzen — der Workflow ist Leitfaden, nicht Pflichtprogramm.


| Schritt | Prüfpunkt | Norm | Folge |
|---------|-----------|------|-------|
| 1 | Werk fertiggestellt (vertragsgemäß)? | § 640 Abs. 1 BGB | Abnahmepflicht entsteht |
| 2 | Wesentliche Mängel vorhanden? | § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB | Ja → Abnahme berechtigt verweigert; Nein → Abnahmepflicht |
| 3 | Abnahmeform bestimmt | §§ 640, 12 VOB/B | Protokoll / konkludent / fiktiv |
| 4 | Bekannte Mängel bei Abnahme — Vorbehalt erklärt? | § 640 Abs. 3 BGB | Nein → Verlust Mängelansprüche §§ 634 Nr. 1–3 |
| 5 | Vertragsstrafe verwirkt — Vorbehalt § 341 Abs. 3 erklärt? | § 341 Abs. 3 BGB | Nein → Verlust Vertragsstrafenrecht |
| 6 | Einbehalt nach § 641 Abs. 3 BGB? | § 641 Abs. 3 BGB | Bis zu doppelte Mängelbeseitigungskosten zurückbehalten |
| 7 | Verjährungsfrist dokumentiert? | § 634a BGB | Beginn Fristlauf; Fristenbuch eintragen |
| Rechtsprechung live prüfen | Live-Verifikation erforderlich | Live-Verifikation erforderlich | keine Entscheidung aus Modellwissen; Quelle vor Ausgabe protokollieren |

## Abnahmeformen im Detail

### Förmliche Abnahme (§ 640 / § 12 VOB/B)

**Ablauf:**
1. Begehungstermin vereinbaren (beide Parteien + ggf. Architekt, SV)
2. Systematische Begehung nach Leistungsverzeichnis
3. Fotodokumentation aller Beanstandungen
4. Niederschrift mit Unterschriften beider Seiten
5. Vorbehalte im Protokoll dokumentieren

**Bestandteile Abnahmeprotokoll:**
- Datum, Uhrzeit, Anwesende
- Gegenstand der Abnahme (Gewerk, LV-Nummer)
- Aufgelistete Mängel mit Lokalisation, Beschreibung, Nachbesserungsfrist
- Vorbehalt § 640 Abs. 3 BGB (Mängelvorbehalt)
- Vorbehalt § 341 Abs. 3 BGB (Vertragsstrafenvorbehalt)
- Einbehalt § 641 Abs. 3 BGB

### Konkludente Abnahme

**Tatbestand:** Ingebrauchnahme ohne ausdrückliche Rüge oder Vorbehalt.
- Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.
- Gefahr: Auftraggeber nimmt Werk in Betrieb → Abnahme unterstellt
- Schutz: Nutzungsaufnahme unter Vorbehalt schriftlich erklären

**Praxis-Fallen:**
- Restzahlung ohne Mängelrüge → Indiz konkludente Abnahme
- Einzug in Wohnung/Inbetriebnahme Anlage → konkludente Abnahme
- Lange Nutzungsdauer ohne Beanstandung → stillschweigende Abnahme

### Fiktive Abnahme § 640 Abs. 2 BGB

**Voraussetzungen:**
1. Werk ist fertiggestellt
2. Auftragnehmer hat Fertigstellung mitgeteilt (schriftlich)
3. Besteller setzt (oder erhält) Frist zur Abnahme
4. Frist verstrichen ohne Abnahmeerklärung oder Mängelrüge

**Folge:** Abnahmewirkung kraft Gesetzes — alle Rechtsfolgen wie bei förmlicher Abnahme.

**Schutz vor ungewollter fiktiver Abnahme:**
- Mängel schriftlich rügen vor Fristablauf
- Abnahme-Verweigerungserklärung mit Begründung

### Fiktive Abnahme VOB/B § 12 Nr. 5

- 12 Werktage nach Schlussrechnungsübergabe und Fertigstellungsmeldung
- Auftraggeber muss binnen dieser Frist Mängel rügen oder Abnahme verweigern
- Abweichung durch Parteivereinbarung möglich

## Wirkungen der Abnahme im Detail

| Rechtswirkung | Inhalt | Konsequenz |
|--------------|--------|-----------|
| Fälligkeit Werklohn | § 641 Abs. 1 BGB | Auftraggeber muss Schlussrechnung innerhalb vereinbarter Frist bezahlen |
| Rechtsprechung live prüfen | Live-Verifikation erforderlich | keine Entscheidung aus Modellwissen; Quelle vor Ausgabe protokollieren |
| Verjährungsbeginn | § 634a Abs. 2 BGB | 5-Jahres-Frist beginnt mit Abnahme; Fristenbuch eintragen |
| Gefahrübergang | § 644 BGB | Zufallsschäden (Brand, Sturm) nach Abnahme trägt Auftraggeber |
| Verlust Mangelansprüche | § 640 Abs. 3 BGB | Für bei Abnahme bekannte Mängel ohne Vorbehalt |
| Vertragsstrafenrecht | § 341 Abs. 3 BGB | Ohne Vorbehalt bei Abnahme: Verlust Vertragsstrafenrecht |

## Strategische Optionen (vor dem Template entscheiden)

Bevor das Template eins-zu-eins gefuellt wird, ist zu pruefen welche Variante zur Mandantenkonstellation passt. Das Template ist **eine** moegliche Form — nicht die einzige.

| Konstellation | Empfohlener Weg |
|---|---|
| Standard — Abnahme mit Maengelvorbehalten erklaeren | Abnahmeprotokoll-Vorlage und Fristsetzung unten |
| Variante A — Abnahme soll ganz verweigert werden (wesentliche Maengel) | Abnahme-Verweigerungsschreiben; Template weiter unten nutzen |
| Variante B — fiktive Abnahme bereits eingetreten | Fiktionswirkung pruefen § 640 Abs. 2 BGB; Vorbehalt nachholen wenn moeglich |
| Variante C — Auftraggeber will Preis einbehalten | Maengeleinbehalt und Vorbehalts-Erklaerung kombinieren |

Wenn die Mandantenkonstellation **nicht** ins Standardschema passt, ist das Template anzupassen oder durch ein anderes Skill abzuloesen — nicht das Mandat in das Schema zu pressen.

## Schriftsatz-Bausteine

### Abnahmeprotokoll mit Vorbehalten (Vorlage)

```
ABNAHMEPROTOKOLL
Bauvorhaben:  [Bezeichnung]
LV-Nummer:    [Nr.]
Datum:        [Datum], [Uhrzeit] Uhr
Ort:          [Baustelle]
Anwesende:
  Auftraggeber:   [Name, Funktion]
  Auftragnehmer:  [Name, Funktion]
  Architekt:      [Name, Büro]
  SV (falls):     [Name]

I. GEGENSTAND DER ABNAHME
Gewerk [Bezeichnung] gemäß Leistungsverzeichnis vom [Datum],
Vertrag vom [Datum].

II. BEGEHUNGSERGEBNIS
Das Werk wird hiermit nach § 640 BGB abgenommen.
Folgende Mängel wurden festgestellt und sind zur Nachbesserung
in der angegebenen Frist zu beseitigen:

Lfd. | Raum/Lokalisation | Mangelbeschreibung          | Frist
1.   | [Raum/Bauteil]   | [Beschreibung]              | [Datum]
2.   | [Raum/Bauteil]   | [Beschreibung]              | [Datum]
3.   | [Raum/Bauteil]   | [Beschreibung]              | [Datum]

III. VORBEHALTE
1. Mängelvorbehalt § 640 Abs. 3 BGB
   Hinsichtlich der vorstehend aufgeführten Mängel wird
   ausdrücklich Vorbehalt nach § 640 Abs. 3 BGB erklärt.
   Die Mängelrechte nach § 634 BGB bleiben in vollem Umfang
   vorbehalten.

2. Vertragsstrafenvorbehalt § 341 Abs. 3 BGB
   Hinsichtlich der Vertragsstrafe wegen Überschreitung des
   vereinbarten Fertigstellungstermins [Datum] wird Vorbehalt
   nach § 341 Abs. 3 BGB erklärt.
   [Hinweis: Vertragsstrafe nach § 339 BGB wird gesondert
   geltend gemacht.]

3. Einbehalt § 641 Abs. 3 BGB
   Die Schlusszahlung wird um den doppelten Betrag der
   voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten (EUR [Betrag] × 2
   = EUR [Einbehalt]) bis zur vollständigen Nacherfüllung
   einbehalten.

IV. FRISTEN
Schlussrechnung:    bis [Datum] einzureichen
Zahlungsfrist:      [Datum]
Verjährung Mängel:  [Datum = Abnahme + 5 Jahre BGB / + 4 Jahre VOB/B]

UNTERSCHRIFTEN
Auftraggeber:    ............................  Datum: ..............
Auftragnehmer:   ............................  Datum: ..............
Architekt:       ............................  Datum: ..............
```

### Fristsetzung zur Abnahme (fiktive Abnahme § 640 Abs. 2 BGB)

```
An [Auftraggeber]
Bauvorhaben [Objekt], Vertragsnummer [Nr.]

Fertigstellungsmeldung und Fristsetzung zur Abnahme
gemäß § 640 Abs. 2 BGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir teilen mit, dass die vertragsgemäß geschuldeten Leistungen
für das Gewerk [Bezeichnung] vollständig fertiggestellt sind.

Wir setzen Ihnen hiermit gemäß § 640 Abs. 2 BGB eine Frist
zur Abnahme bis zum [Datum] (= [Anzahl] Tage ab Zugang).

Wir bitten Sie, bis zu diesem Datum entweder
— die Abnahme zu erklären (förmliches Protokoll oder schriftlich) oder
— konkrete Mängel zu benennen, die eine Abnahme hindern.

Sollten Sie innerhalb der Frist weder Abnahme erklären noch
wesentliche Mängel benennen, tritt die Abnahme gemäß § 640
Abs. 2 BGB kraft Gesetzes ein.

Mit freundlichen Grüßen
[Auftragnehmer]
```

### Abnahme-Verweigerung wegen wesentlicher Mängel

```
An [Auftragnehmer]
Bauvorhaben [Objekt]

Abnahmeverweigerung wegen wesentlicher Mängel

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir verweigern die Abnahme der Werkleistung für Gewerk
[Bezeichnung] wegen folgender wesentlicher Mängel:

1. [Mangelbezeichnung] — Lokalisation: [Bauteil]
   Auswirkung: [Erläuterung Wesentlichkeit]
   Grundlage: Verstoß gegen [DIN/vereinbarte Beschaffenheit]

2. [Mangelbezeichnung] — [...]

Wir fordern Sie auf, die Mängel bis [Datum] zu beseitigen
und uns nach Fertigstellung zur erneuten Abnahmebegehung
einzuladen.

Eine Abnahme ist erst nach vollständiger Beseitigung der
wesentlichen Mängel möglich.

[Auftraggeber]
```

--- vor Versand klaeren ---
1. Welches Verhandlungsziel hat der Mandant? [Bestand / Abfindung / Reputation / Schnelle Loesung]
2. Welche Kompromisslinien sind absolut? [Mindestabfindung / Freistellung / Zeugnisformulierung]
3. Sind Anschlusswege erwuenscht? [Mediation / Direktgespraech / Settlement vor Klageerhebung]


## Beweislast

| Partei | Beweislastgegenstand | Beweismittel |
|--------|---------------------|--------------|
| Auftragnehmer | Fertigstellung des Werks | Baubeschreibung, Fotos, Bautagebuch |
| Auftragnehmer | Abnahme erfolgt | Abnahmeprotokoll, E-Mail-Bestätigung |
| Rechtsprechung live prüfen | Live-Verifikation erforderlich | keine Entscheidung aus Modellwissen; Quelle vor Ausgabe protokollieren |
| Auftraggeber | Vorbehalt erklärt | Abnahmeprotokoll, Vorbehaltserklärung |
| Auftraggeber | Abnahme-Verweigerung berechtigt | Wesentlicher Mangel laut SV |
| Auftragnehmer | Vorbehalt § 341 Abs. 3 (Vertragsstrafe) | Protokolleintrag oder schriftliche Erklärung |

## Fristen-Checkliste

| Frist | Auslöser | Dauer | Folge bei Versäumnis |
|-------|---------|-------|----------------------|
| Vorbehalt § 640 Abs. 3 BGB | Abnahme mit Kenntnis von Mängeln | Bei Abnahme, unverzüglich | Verlust Mängelansprüche §§ 634 Nr. 1–3 BGB |
| Vorbehalt § 341 Abs. 3 BGB | Abnahme bei Vertragsstrafen-Tatbestand | Bei Abnahme, unverzüglich | Verlust Vertragsstrafenrecht |
| Abnahme-Fristsetzung § 640 Abs. 2 BGB | Fertigstellungsmeldung AN | In Fristsetzung (üblich 12 Werktage) | Fiktive Abnahme nach Ablauf |
| Schlussrechnung VOB/B | Abnahme | Innerhalb 2 Monate § 16 Abs. 3 VOB/B | Schlusszahlungsrecht erlischt |
| Verjährung Mängelansprüche BGB | Abnahme | 5 Jahre § 634a BGB | Anspruchsverlust |
| Verjährung Mängelansprüche VOB/B | Abnahme | 4 Jahre § 13 Nr. 4 VOB/B | Anspruchsverlust |
| Verjährung Werklohnanspruch | Fälligkeit | 3 Jahre § 195 BGB | Anspruchsverlust |

## Gegenargumente und Reaktion

| Gegenargument | Reaktion |
|--------------|---------|
| Rechtsprechung live prüfen | keine Entscheidung aus Modellwissen; Quelle vor Ausgabe protokollieren |
| "Vertragsstrafenvorbehalt vergessen" | § 341 Abs. 3 BGB ist Ausschlussregel — kein Wiedereinsetzungsrecht; Schaden als Schadensersatz nach §§ 280, 286 BGB geltend machen |
| "Einbehalt überhöht" | § 641 Abs. 3 BGB: Einbehalt auf doppelten Mängelbeseitigungsaufwand begrenzt; Unverhältnismäßigkeit als Einwand |

## Streitwert und Kosten

**Werklohnforderung:**
- Streitwert = offene Werklohnforderung nach Abnahme

**Einbehalt § 641 Abs. 3 BGB:**
- Einbehalt = doppelte voraussichtliche Mängelbeseitigungskosten

**Vertragsstrafe:**
- Streitwert = Vertragsstrafenbetrag (z.B. 0.2 % je Werktag Verzug der Gesamtvergütung, max. 5 % Gesamtvergütung üblich)
- Beispiel: Vertragssumme EUR 500.000, 10 Werktage Verzug × 0.2 % = EUR 10.000 Vertragsstrafe

**SV-Gutachten Mängelbeseitigung:** EUR 2.000–10.000 je Komplexität

## Strategische Empfehlung

| Strategie | Empfehlung | Begründung |
|-----------|-----------|------------|
| Abnahmebegehung vorbereiten | LV-Auszug mit Soll/Ist-Spalte, Fotos vorab machen | Systematische Erfassung; keine Mängel vergessen |
| SV-Beteiligung | Bei größeren Projekten > EUR 50.000 SV zur Abnahme hinzuziehen | Unabhängige Dokumentation; SV-Attest als Beweismittel |
| Alle Vorbehalte notieren | § 640 Abs. 3 BGB und § 341 Abs. 3 BGB immer im Protokoll | Keine Nachholung möglich; einmalige Chance |
| Einbehalt ausüben | § 641 Abs. 3 BGB-Einbehalt schriftlich im Protokoll erklären | Druckmittel; Sicherung für Nacherfüllung |
| Verjährungsfrist eintragen | Sofort nach Abnahme im Fristenbuch | 5-Jahres-Frist BGB läuft schnell; Hemmung durch Verhandlungen § 203 BGB |
| Konkludente Abnahme vermeiden | Nutzungsaufnahme schriftlich unter Vorbehalt | Verhindert ungewollten Rechtsverlust |

## Anschluss-Skills

- `werkmangel-vob-bgb-pruefen` — nach Abnahme: Mängelrüge, Fristsetzung, Sekundärrechte
- `fachanwalt-bau-architektenrecht-bauablauf-vbg` — für Behinderungsanzeigen bei Bauzeitverlängerung (parallel)
- `nachtragsmanagement-650b` — bei offenen Nachtragsforderungen zum Zeitpunkt der Abnahme

## Quellen

- BGB §§ 339, 341, 634a, 640, 641, 644
- VOB/B § 12, § 13 Nr. 4–5
- BGH VII ZR 49/15 (25.02.2016), BGH VII ZR 25/13 (30.04.2014), BGH VII ZR 46/17 (22.02.2018) — verifiziert dejure.org
- Vor Verwendung weiterer Rechtsprechung: dejure.org / bundesgerichtshof.de Verifikation
- Werner/Pastor, Der Bauprozess, 16. Aufl.
- Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 5. Aufl.
- Stand: 05/2026
